# 4. Gesamtüberblick Selmo-PTF – Wer liefert, wer prüft, wer nutzt

### **1️⃣ Phase: Initiierung & Scope**

**Ziel:** Projektgrenzen, Rollen, Normen, Lieferobjekte festlegen.

| Rolle                         | Liefert                             | Prüft          | Nutzt                      |
| ----------------------------- | ----------------------------------- | -------------- | -------------------------- |
| **Projektleitung / PTF-Lead** | Projektauftrag, Scope, Rollenmatrix | Management     | alle folgenden Disziplinen |
| **Management / Kunde**        | Anforderungen, Zieldefinition       | PTF-Lead       | Projektleitung, Prozess    |
| **Qualität / Sicherheit**     | Normen- und CE-Rahmen               | Projektleitung | alle (als Regelbasis)      |

***

### **2️⃣ Phase: Prozessdefinition (P – Process)**

**Ziel:** Physikalischen & logischen Ablauf beschreiben.

| Rolle                                                | Liefert                                                    | Prüft              | Nutzt                  |
| ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------- |
| **Prozessverantwortlicher (Industrial Engineering)** | Prozessbeschreibung (PTF-PROC), Parameterliste (PTF-PARAM) | PTF-Lead, Qualität | Technologie, Software  |
| **Mechanik / Elektro (unterstützend)**               | Layout, Kinematik, Sensor-/Aktorzuordnung                  | Prozess, PTF-Lead  | Automation, Sicherheit |
| **Qualität / Sicherheit**                            | Bewertung der Prozessrisiken                               | Prozess, PTF-Lead  | Risikomanagement       |

***

### **3️⃣ Phase: Technologieanalyse (T – Technology)**

**Ziel:** Technologien, Komponenten und Schnittstellen definieren.

| Rolle                               | Liefert                                                                   | Prüft                | Nutzt                      |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------------- |
| **Elektro / Mechanik / Automation** | Technologiematrix (PTF-TECH), I/O-Liste (PTF-IO), Schnittstellen (PTF-IF) | PTF-Lead, Sicherheit | Software, CE-Dokumentation |
| **Sicherheit / CE**                 | Sicherheitsanforderungen, CMZ-Struktur, Interlocks                        | PTF-Lead             | Software, Qualität         |
| **IT / OT**                         | Daten- und Kommunikationsschnittstellen                                   | PTF-Lead, Automation | Integration, MES, SCADA    |

***

### **4️⃣ Phase: Funktionsdefinition (F – Function)**

**Ziel:** Funktionen, Überwachungen und Testlogik definieren.

| Rolle                                | Liefert                                                        | Prüft             | Nutzt              |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------ |
| **Automation / Softwareentwicklung** | Funktionsblätter (PTF-FUNC), Überwachung (PTF-SAFE), Testfälle | PTF-Lead, Prozess | Selmo-Modellierung |
| **Prozess / Technologie**            | Rückmeldung zur Umsetzbarkeit                                  | PTF-Lead          | Software           |
| **Qualität / Sicherheit**            | Funktions-Risikoprüfung                                        | PTF-Lead          | Audit / CE         |

***

### **5️⃣ Phase: Review & Risikobewertung**

**Ziel:** Vollständigkeit, Konformität, Abweichungen und Risiken dokumentieren.

| Rolle                   | Liefert                                  | Prüft          | Nutzt              |
| ----------------------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------------ |
| **PTF-Lead / Qualität** | Review-Protokoll, Risikoliste (PTF-RISK) | Projektleitung | alle Stakeholder   |
| **Sicherheit / CE**     | Bewertung normativer Abweichungen        | Qualität       | Management, Audit  |
| **Projektleitung**      | Freigabeentscheidung                     | Management     | Selmo-Modellierung |

***

### **6️⃣ Phase: Freigabe & Übergabe**

**Ziel:** Freigabe des PTF als Grundlage für die Selmo-Modellierung.

| Rolle                         | Liefert                                                                           | Prüft          | Nutzt               |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | ------------------- |
| **Projektleitung / PTF-Lead** | Freigabedokument (PTF-RELEASE), PTF-Report                                        | Management     | Software, Kunde     |
| **Software / Automation**     | Import ins Selmo-Studio, Modellstruktur (Plant → HWZ → SEQ → Zonen → Bit-Control) | PTF-Lead       | Inbetriebnahme      |
| **Kunde / Betreiber**         | Freigabe zur Umsetzung                                                            | Projektleitung | Produktion, Service |

***

### **7️⃣ Ergebnisnutzung nach Freigabe**

**Ziel:** Jeder Stakeholder nutzt den PTF-Output zur Erfüllung seiner Aufgaben.

| Rolle                        | Nutzt                        | Wofür                        | Nutzen                        |
| ---------------------------- | ---------------------------- | ---------------------------- | ----------------------------- |
| **Software / Automation**    | Selmo-Modellstruktur         | Codegenerierung              | deterministische Umsetzung    |
| **Qualität / Sicherheit**    | PTF-RISK, PTF-SAFE           | CE-Nachweis, Audit           | Rechtssicherheit              |
| **Betrieb / Instandhaltung** | HMI, MXIC, CMZ-Information   | Bedienung, Diagnose          | sichere Wartung               |
| **Management / Controlling** | PTF-Report, Abweichungsliste | Projekt- und Risikosteuerung | Transparenz & Kostenkontrolle |
| **Kunde / Endanwender**      | Vollständige Dokumentation   | Abnahme, Betrieb             | Vertrauen & Nachweisführung   |

***

### **8️⃣ Gesamtfluss – Kurztextdiagramm**

```
[Supplier liefert Input]
    ↓
[PTF-Lead sammelt & prüft]
    ↓
[Prozessdefinition (P)]
    ↓
[Technologieanalyse (T)]
    ↓
[Funktionsdefinition (F)]
    ↓
[Review & Risiko]
    ↓
[PTF-Release]
    ↓
→ Nutzung:
   • Software: Modellierung im Selmo-Studio
   • Qualität/Sicherheit: Audit & CE
   • Betrieb: Bedienung & Diagnose
   • Management: Kontrolle & Freigabe
   • Kunde: Abnahme & Nachweis
```

***

### **9️⃣ Kernaussage**

> Der PTF schafft **einen durchgängigen Informationsfluss**:\
> **Lieferung → Prüfung → Nutzung**,\
> bei dem jede Rolle genau weiß,\
> **was sie liefert, was sie prüft und was sie nutzt**.
>
> So wird aus Wissen Verantwortung –\
> und aus Verantwortung entsteht ein **deterministischer, sicherer Maschinenprozess** nach Selmo-Standard.
